Phường Ninh Sơn

https://ninhson.tayninh.gov.vn

Đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa các nguồn điện; chủ động chuẩn bị cung ứng nhiên liệu cho sản xuất điện, đặc biệt là nhiên liệu than, khí.

Sáng 23/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan về tiến độ triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 Phố Nối - Quảng Trạch; tình hình, khả năng cung ứng điện trong các tháng cao điểm năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo; tình hình triển khai Quy hoạch điện VIII.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu Trụ sở Chính phủ với Trụ sở UBND các tỉnh có đường dây 500 kV mạch 3 đi qua.

Dự cuộc họp có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan; lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp thúc đẩy tiến độ triển khai dự án đường dây 500kv mạch 3 và cung ứng điện tháng cao điểm. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Đóng điện đường dây 500 kV mạch 3 trước ngày 30/6

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến nay dự án đường dây 500 kV mạch 3 Phố Nối (Hưng Yên) - Quảng Trạch (Quảng Bình) đã hoàn thành giải phóng, bàn giao mặt bằng tại 100% vị trí móng cột, 93% khoảng néo; 7 tỉnh chưa hoàn thành bàn giao hành lang tuyến.

Công tác thi công được thúc đẩy, hoàn thành đúc móng 1.162/1.177 vị trí móng cọc; hoàn thành lắp dựng 398/1.177 vị trí cột, đang lắp dựng 222 vị trí; hoàn thành kéo dây 10/513 khoảng néo, đang thực hiện kéo dây 7/513 khoảng néo. Cùng với đó, đã cung cấp, bàn giao 667/1.177 cột thép, còn 510 cột đang vận chuyển vào vị trí. Các thiết bị, vật tư nhập khẩu như sứ, phụ kiện… dự kiến đầu tháng 6/2024 về đến Việt Nam. Dự kiến kết thúc dựng cột vào ngày 15/6, hoàn thành kéo dây vào ngày 20/6, những ngày cuối tháng 6 sẽ tiến hành nghiệm thu, đóng điện đưa đường dây vào vận hành.

Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối vào vận hành theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong những tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế nước ta đang phục hồi, phát triển tích cực. Bên cạnh đó, nhu cầu về nguyên, nhiên liệu, trong đó có nhu cầu tiêu thụ điện cũng tăng. Theo dự báo nhu cầu điện năm 2024 tăng 9%, song trong quý 1 nhu cầu đã tăng 3%, có thời điểm tăng 17% so với cùng kỳ.

Hiện nay, bắt đầu vào thời kỳ cao điểm nắng nóng, nhất là vào tháng 6, tháng 7, do đó nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tăng cao. Việc hoàn thành đưa đường dây tải điện 500 kV mạch 3 Phố Nối - Quảng Trạch vào vận hành có ý nghĩa quan trọng.

Ghi nhận kết quả triển khai xây dựng đường dây 500 kV mạch 3, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, hoan nghênh các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu đã nỗ lực, tập trung và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong triển khai dự án; đặc biệt đánh giá cao sự vào cuộc, ủng hộ của nhân dân; nỗ lực của Tập đoàn Điện lực và Tổng Công ty truyền tải điện và hơn 8.000 cán bộ, công nhân, kỹ sư trên công trường thi công công trình với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “làm việc xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ”, “bàn làm không bàn lùi”.

Chỉ rõ 6 bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tập trung cao độ cho dự án. Trong đó, các bộ, ngành, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng: tập trung thúc đẩy việc sản xuất, vận chuyển, lắp cột còn lại; khẩn trương hoàn thành giải phóng, bàn giao mặt bằng các khoảng néo cho đơn vị thi công để tổ chức kéo dây; phối hợp giải quyết nhanh, hiệu quả việc nhập khẩu các thiết bị, vật tư phục vụ dự án đảm bảo thông quan thông suốt, vận chuyển kịp thời tới công trường phục vụ thi công; huy động tổng lực nhân lực, phương tiện, đồng thời chi viện nhân lực, thiết bị cho công trình…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp thúc đẩy tiến độ triển khai dự án đường dây 500kv mạch 3 và cung ứng điện tháng cao điểm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động nỗ lực hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vượt qua khó khăn, thách thức, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “làm việc xuyên ngày nghỉ”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “bàn làm, không bàn lùi” thúc đẩy thi công dự án đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường; đảm bảo tái sản xuất sức lao động và quyền lợi của các chủ thể liên quan; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân nơi đường dây đi qua.

Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo và giao từng việc cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng lại đường găng tiến độ và tổ chức theo dõi, kiểm soát, đôn đốc theo từng ngày, từng tuần về tiến độ, đảm bảo đóng điện, đưa vào vận hành đường dây tải điện 500 kV mạch 3 Phố Nối - Quảng Trạch trước ngày 30/6.

Cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt

Về tình hình, khả năng cung ứng điện trong các tháng cao điểm sắp tới, theo Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sản lượng điện lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 khoảng 124,1 tỷ kWh, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Trong đó, cuối tháng 4/2024, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài ở cả 3 miền đã làm tiêu thụ điện toàn quốc tăng cao kỷ lục, với công suất cực đại toàn quốc đạt tới 47.670 MW, tăng 13,2%, sản lượng ngày đạt 987,39 triệu kWh cao hơn 6,87% so với cùng kỳ năm 2023.

Dự báo nhu cầu điện các thời gian tới tiếp tục tăng do nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, nhất là mùa nắng nóng. Vì vậy, cùng với tiếp tục huy động tối đa các nguồn phát điện, tổ chức truyền tải điện điều hòa giữa các vùng miền, cần tổ chức và vận động toàn dân tiếp kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả. 

Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời tiết năm nay có thể sẽ ít nắng nóng hơn năm trước; nhu cầu điện có thể không tăng đột biến, đặc biệt nguồn nước của các hồ thủy điện có thể tốt hơn, phục vụ phát điện.

Cùng với đó, các ngành, đơn vị cũng chủ động chuẩn bị cung ứng nhiên liệu cho sản xuất điện, đặc biệt là nhiên liệu than, khí. Các đại biểu đánh giá hệ thống điện quốc gia về cơ bản sẽ đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong hầu hết thời gian trong năm 2024.

Về tình hình triển khai Quy hoạch điện VIII, theo Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Trong đó, Thủ tướng đã phê duyệt danh mục nguồn điện năng lượng tái tạo của 46/63 tỉnh, thành phố; 17 tỉnh, thành phố còn lại chưa cung cấp thông tin.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN 

Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố đang tích cực xây dựng danh mục dự án năng lượng tái tạo; xử lý các nội dung liên quan tới các dự án đã thi công nhưng chồng lấn quy hoạch, các dự án được nêu tại các kết luận thanh tra; các vấn đề liên quan tới phương án đấu nối các dự án năng lượng tái tạo, dự án sử dụng nhiệt dư, khí lò cao, sản phẩm phụ của dây chuyền công nghệ trong các cơ sở công nghiệp…

Đại diện các bộ, ngành, địa phương đề xuất điều chỉnh bổ sung chuyển đổi một số dự án điện than; có cơ chế và bổ sung quy hoạch các dự án năng lượng mới nhằm triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII…

Kết luận về nội dung này, nhắc lại nhu cầu tiêu thụ điện thời gian qua và dự báo nhu cầu tiêu thụ điện thời gian tới, nhất là vào thời kỳ điểm cao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết hệ thống điện quốc gia về cơ bản đã và sẽ đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị vẫn phải rà soát, nắm chắc tình hình, có các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa các nguồn điện; chủ động chuẩn bị cung ứng nhiên liệu cho sản xuất điện, đặc biệt là nhiên liệu than, khí; trong đó sử dụng tối đa than trong nước vừa đảm bảo chủ động cung ứng than cho điện, tiết kiệm ngoại tệ và tạo việc làm cho trong nước, đồng thời kiểm soát thật tốt, chống tiêu cực, nhất là chống nhập khẩu, khai thác than lậu; tích nước các hồ thủy điện, điều phối nước hài hòa, hợp lý phục vụ cho sản xuất điện và sản xuất nông nghiệp, chống lũ. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, ban hành các nghị định huy động tối đa điện gió, điện mặt trời và nguồn điện tự sản, tự tiêu vừa, mua bán điện trực tiếp, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, vừa chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ phải có cơ chế, chính sách huy động tối đa nguồn lực xã hội vào đầu tư xây dựng các đường dây tải điện, trong đó khuyến khích các nguồn lực theo hình thức công tư, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; tổ chức điều phối tốt, khai thác các nguồn điện hài hòa, hợp lý, hiệu quả, cả nguồn điện trong nước và nhập khẩu; xem xét tính giá điện phù hợp, vừa khuyến khích huy động mọi nguồn lực vào đầu tư, vừa đảm bảo khả năng chi trả của người dân, doanh nghiệp và phù hợp với sức chịu đựng của nền kinh tế; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kế hoạch, phương pháp phân phối điện, hướng dẫn người dân tiết kiệm và sử dụng điện an toàn, hiệu quả…/.

Phạm Tiếp/TTXVN

Tác giả bài viết: Long Sơn ( Tổng hợp )

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây